# Entwicklermeeting - Agenda
## Begrüßung und Statusupdate
- Aktueller Stand des Projekts
    - Gesamtfortschritt & Meilenstein Status
        - Meilensteine:
            - LDAP Integration: 100%
            - Documentation: 50%
            - Frontend: 53%
            - Backend CRUD: 91%
        - Gesamt: 73,5%
    - Abgeschlossene Issues seit dem letzten Meeting
        - Backend CRUD
        - LDAP Healthchecks & Migrations
        - Login page
        - Dummy page Mock-up & Dummy Modal
        - Localization
        - "Skip to content" Button für Accessibility
        - CI/CD Pipeline
        - Änderungen an README und Pflichtenheft

## Aufteilung der Übersichtsseite in mehrere Unterseiten
- Sollen wir die Aufteilung durchführen?
    - Home
        - Quick-Action Buttons zum Erstellen von Assets/Locations/Users
    - Inventory
        - Inventarisierung - Im Grunde nur eine Abfrage von wegen "Stimmen die Angaben alle noch?" und Datum dann zum Asset hinterlegen
    - Assets (Die bisherige Übersichtsseite; nur halt mit paar Buttons weniger)
        - Attribut "Name" soll bei Assets automatisch generiert werden aus Marke und Modell und ggf. Baujahr
        - Attribute kommen hinzu zur Description von Assets:
            - Marke
            - Modell
            - Baujahr
    - Locations
        - Automatische Generierung des CN ist gewünscht
    - Users
![](20251006_NewPageLayout.png)

## Handhabe der GitHub Discussions
- Auslagerung von projektbezogenen Diskussionen dorthin?
    - GitHub Discussions wird aktiv gelassen, jedoch als Werkzeug nicht aktiv verwendet.

## Anpassung des Pflichtenhefts
- Pflichtenheft wird angepasst, um die agile Entwicklung und den Kundeneinbezug mehr zu verkörpern
- Beim Pull Request werden alle Entwickler in den Code-Review genommen.

## Retrospektive
- Wie habt ihr eure Aufgabe(n) bisher wahrgenommen?
- Was fandet ihr gut?
- Womit hattet/habt ihr Schwierigkeiten?
- Habt ihr etwas interessantes gelernt?

## Sprint-Planung
(Neu entstandene Aufgaben aus "Aufteilung der Übersichtsseite", die nicht angelegt sind, sollten hier berücksichtigt werden)
- Verteilung der Aufgaben aus dem Kanban Board

## Festlegung des nächsten Termins
- 19.10.2025 18:00